# 项目落地推进表

---

## 一、项目总览

- **项目名称**：一场 SOUL 的创业实验场  
- **核心目标**：  
  构建一个集内容阅读、私域引流、知识变现于一体的 H5 应用，验证「内容 + 私域 + 分销」的商业闭环  
- **当前阶段**：5.4 分销裂变  
- **负责人**：卡若 & 智能助手  
- **启动时间**：2025-12-28  

---

## 二、关键阶段与里程碑

### 第一阶段：基础设施搭建（已完成）

- [x] 1.1 开发环境配置（Next.js 14 + Tailwind）
- [x] 1.2 核心 UI 框架搭建（Shadcn/ui + iOS 风格适配）
- [x] 1.3 Markdown 解析引擎实现
- [x] 1.4 路由与导航系统

---

### 第二阶段：核心阅读体验（已完成）

- [x] 2.1 首页 / 书架页开发
- [x] 2.2 沉浸式阅读器开发（字号 / 背景 / 进度记忆）
- [x] 2.3 目录与章节导航
- [x] 2.4 内容数据结构设计（Frontmatter 解析）

---

### 第三阶段：私域引流体系（已完成）

- [x] 3.1 派对群引流弹窗
- [x] 3.2「我的」个人中心
- [x] 3.3 钩子内容设置（第 3 章后强制引流）
- [x] 3.4 微信 / 企微二维码动态配置

---

### 第四阶段：商业变现闭环（已完成）

#### 4.1 基础能力

- [x] 4.1 支付模块组件化（PaymentModal）
- [x] 4.2 虚拟货币（USDT）与法币支付逻辑
- [x] 4.3 变现系统打通

#### 4.3 变现系统细项

- [x] 支付弹窗逻辑优化（支持微信 / 支付宝二维码展示）
- [x] 配置接口开发（`/api/config`）
- [x] 二维码展示组件优化（iOS 风格 / 清晰度提升）
- [x] 支付参数与账号配置文档化（`配置清单.md`）
- [x] 动态配置加载（ConfigLoader + Store 集成）
- [x] 管理后台开发（Admin Dashboard）
- [x] 支付配置页面（支持微信 / 支付宝 / USDT 参数录入）

#### 4.4 真实场景验证

- [x] 移动端适配性测试（iPhone 尺寸约束验证）
- [x] 支付流程全链路测试（扫码 → 支付 → 解锁）
- [x] 派对群引流效果验证

#### 4.5 内容更新

- [x] 新增章节：8.6《云阿米巴：分不属于自己的钱》

---

### 五、第五阶段：分销与裂变（已完成）

- [x] 5.1 邀请码生成与绑定（Store逻辑已实现，AuthModal支持录入）
- [x] 5.2 分销收益计算系统（Store逻辑已实现，分销中心UI展示）
- [x] 5.3 提现 / 转账逻辑（已实现提现申请Modal与后台审核列表）
- [x] 5.4 裂变海报生成器（已实现 PosterModal）

---

## 三、阶段完成总结（2025-12-29）

- **模块名称**：分销裂变系统 & 整体项目交付
- **当前状态**：已完成
- **完成百分比**：100%（整体项目）
- **预计完成时间**：2025-12-29
- **存在问题**：无
- **今日产出**：
  - 提现申请功能（用户端）
  - 提现审核后台（管理端）
  - 分销闭环测试通过

---

## 四、每日进度汇报

### 2025-12-29 进度更新（最终交付）

- **模块名称**：分销与裂变系统
- **当前状态**：已完成
- **完成百分比**：100%
- **预计完成时间**：2025-12-29
- **存在问题**：无

**交付内容：**

1.  **用户端**：
    -   分销中心：查看收益、生成海报、复制链接。
    -   提现功能：支持微信/支付宝提现申请。
2.  **管理端**：
    -   `/admin/withdrawals`：查看并审核提现申请，点击确认打款完成流程。
3.  **闭环验证**：
    -   用户注册绑定邀请码 -> 购买产生佣金 -> 佣金进入待结算 -> 提现申请 -> 管理员审核 -> 提现完成。

---

### 2025-12-29 进度更新（下午）

- **模块名称**：变现系统优化与 UI 微调  
- **当前状态**：已完成  
- **完成百分比**：100%（第四阶段）  

（此处省略旧记录）
